# 📑 RoRD 项目待办事项总览

**最后更新**: 2025-10-20  
**项目状态**: 100% 完成 (16/16 核心功能)  
**后续规划**: 4 个阶段（进行中）

---

## 📊 项目进展

```
核心功能完成   ████████████████████ 100% ✅
后续优化规划   ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   0% (待开始)
```

---

## 📂 TODO 文件导航

### 🎯 进行中的工作

所有后续工作均已规划，分为两个主要阶段：

| 阶段 | 文件 | 优先级 | 工时 | 状态 |
|------|------|--------|------|------|
| **第三阶段** | [`03_Stage3_Integration_Optimization.md`](./03_Stage3_Integration_Optimization.md) | 🟠 中 | 1-2 周 | ⏳ 未开始 |
| **第四阶段** | [`04_Stage4_Advanced_Features.md`](./04_Stage4_Advanced_Features.md) | 🟡 低 | 1 月+ | ⏳ 未开始 |

---

## 📋 第三阶段：集成与优化 (1-2 周)

**目标**: 项目工程实践完善

### 主要任务

1. **🔧 自动化脚本** (优先级: 🔴)
   - [ ] 创建 Makefile（一键启动常用操作）
   - [ ] 创建 tasks.json（VS Code 集成）
   - **预计工时**: 1-2 天

2. **✅ 测试框架** (优先级: 🔴)
   - [ ] 单元测试：NMS 函数 (2 天)
   - [ ] 集成测试：FPN 推理 (2 天)
   - [ ] 端到端测试：完整流程 (1 天)
   - **预计工时**: 5 天

3. **📚 文档完善** (优先级: 🟠)
   - [ ] 更新 README.md
   - [ ] 编写 CONFIG.md
   - [ ] 生成 API 文档
   - **预计工时**: 3-5 天

### 检查清单

- [ ] Makefile 包含所有关键命令
- [ ] VS Code tasks 配置完整
- [ ] 测试覆盖率 > 80%
- [ ] 文档清晰完整
- [ ] 新开发者可快速上手

**预计完成**: 2-3 周

---

## 📋 第四阶段：高级功能 (1 个月+)

**目标**: 实验管理、超参优化、性能优化

### 主要任务

1. **📊 实验管理** (优先级: 🟡)
   - [ ] Weights & Biases (W&B) 集成 (3 天)
   - [ ] MLflow 集成 (2-3 天)
   - [ ] 实验版本管理 (2 天)
   - **预计工时**: 1 周

2. **🔍 超参优化** (优先级: 🟡)
   - [ ] Optuna 集成 (3 天)
   - [ ] 自动网格搜索 (2 天)
   - [ ] 贝叶斯优化 (2 天)
   - **预计工时**: 1-2 周

3. **⚡ 性能优化** (优先级: 🟡)
   - [ ] GPU 批处理优化 (3 天)
   - [ ] 模型量化 (5-7 天)
   - [ ] 知识蒸馏 (5-7 天)
   - **预计工时**: 2-3 周

### 预期成果

| 优化方向 | 目标 |
|---------|------|
| 实验管理 | 实验可追踪、易对比 |
| 超参优化 | 性能提升 5-10% |
| GPU 优化 | 训练速度提升 20%+ |
| 模型量化 | 推理速度 2-3x，模型 75% 更小 |
| 知识蒸馏 | 小模型精度 > 95% |

**预计完成**: 1 个月以上

---

## 🎯 优先级说明

| 符号 | 级别 | 说明 | 完成时间 |
|------|------|------|---------|
| 🔴 | 高 | 影响项目基础，应优先完成 | 1-2 周 |
| 🟠 | 中 | 对项目质量有显著提升 | 2-3 周 |
| 🟡 | 低 | 可选的增强功能 | 1 个月+ |

---

## 📈 工作流程建议

### 短期 (1 周内)

```
准备 → 第三阶段启动
 ├─ 创建 Makefile
 ├─ 设置 pytest 框架
 └─ 开始编写测试
```

### 中期 (2-3 周)

```
第三阶段完成 → 第四阶段启动 (可选)
 ├─ 完成所有测试
 ├─ 补充文档
 └─ 设置 W&B/MLflow
```

### 长期 (1 个月+)

```
第四阶段进行中
 ├─ 运行超参优化
 ├─ 性能深度优化
 └─ 生成优化报告
```

---

## 💡 使用建议

### 快速开始

1. **查看当前任务**
   ```bash
   # 查看第三阶段任务
   cat docs/todos/03_Stage3_Integration_Optimization.md
   ```

2. **选择任务开始**
   - 从高优先级任务开始（🔴 标记）
   - 遵循预计工时规划
   - 完成后检查验收标准

3. **更新进度**
   - 定期检查清单（- [ ] 变更为 - [x]）
   - 记录完成时间
   - 更新项目进度

### 并行处理

- 多人开发时可并行处理不同模块
- 测试框架和文档可同步进行
- 性能优化可单独分支开发

---

## 🔗 相关资源

### 项目文档
- [项目完成度总结](../COMPLETION_SUMMARY.md)
- [NextStep 完成详情](../docs/description/NEXTSTEP_COMPLETION_SUMMARY.md)
- [已完成功能详解](../docs/description/Completed_Features.md)

### 外部资源
- [Pytest 官方文档](https://docs.pytest.org/)
- [Makefile 教程](https://www.gnu.org/software/make/manual/)
- [W&B 文档](https://docs.wandb.ai/)
- [Optuna 教程](https://optuna.readthedocs.io/)

---

## 📊 统计数据

### 任务量统计

| 阶段 | 子任务数 | 总工时 | 复杂度 |
|------|---------|--------|--------|
| 第三阶段 | 12 | 1-2 周 | ⭐⭐ |
| 第四阶段 | 9 | 1 月+ | ⭐⭐⭐⭐ |
| **总计** | **21** | **1.5 月+** | **⭐⭐⭐** |

### 预期收益

| 方向 | 收益 | 优先级 |
|------|------|--------|
| 工程质量 | 测试覆盖、自动化脚本 | 🔴 高 |
| 开发效率 | 完善文档、一键启动 | 🟠 中 |
| 实验管理 | 自动追踪、结果对比 | 🟡 低 |
| 性能优化 | 速度提升 2-3x | 🟡 低 |

---

## ✅ 整体检查清单

### 阶段完成标准

第三阶段 (工程质量):
- [ ] Makefile 完整可用
- [ ] 测试覆盖率 > 80%
- [ ] 文档清晰完善
- [ ] 新开发者可快速上手

第四阶段 (高级功能):
- [ ] 实验管理正常工作
- [ ] 超参优化已执行
- [ ] 性能指标有改进
- [ ] 所有优化代码文档完整

---

## 📝 更新日志

| 日期 | 更新内容 |
|------|---------|
| 2025-10-20 | 创建 TODO 文件系统，规划第三、四阶段工作 |
| 2025-10-20 | 标记已完成的核心功能，设定后续路线 |

---

## 🎓 项目状态总结

✅ **现在**: 
- 16/16 核心功能 100% 完成
- 完整的工具链可用
- 详尽文档和报告已生成

🚀 **下一步**:
- 启动第三阶段（工程质量完善）
- 可选进入第四阶段（高级功能）

💡 **建议**:
- 从高优先级任务开始
- 遵循预计工时规划
- 定期更新进度

---

**项目已就绪，按计划推进后续优化！** 🎉

更多详情请查看对应阶段的 TODO 文件。
